Отчет о предпроектном обследовании

Параметры документа

Файл |
Комментарий |

Маршрут №1

Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача
Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный
A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | В течение 1 дня по окончании выполнения предпроектного обследования. |  |  | A4.2.1.1.3 Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Руководитель проекта
A4.2.1.1.3 Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | A4.2.1.1.2 Формирование отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | A4.2.1.1.4 Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Начальник инженерно-технического отдела
A4.2.1.1.4 Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Начальник инженерно-технического отдела | В течение одного рабочего дня. | A4.2.1.1.3 Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Руководитель проекта | A4.2.1.1.5 Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер
A4.2.1.1.5 Внесение в реестр отчета о предпроектном обследовании | Ведущий инженер | В день утверждения отчета начальником ИТО. | A4.2.1.1.4 Утверждение отчета о предпроектном обследовании | Начальник инженерно-технического отдела |  |

Маршрут №2

Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача
Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный
A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. |  |  | A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию | Заместитель директора по производству
A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию | Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | A4.2.1.1.6 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | {Стрелка} |
A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику | Руководитель проекта
A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику | Руководитель проекта | В день утверждения проекта зам. директора по производству. | A4.2.1.1.7 Утверждение документации по предпроектному обследованию | Заместитель директора по производству | A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ | Заказчик
A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ | Заказчик | Не регламентируются. | A4.2.1.1.8 Передача документации по предпроектному обследованию заказчику | Руководитель проекта | {Стрелка} |
A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта
A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | В день получения утвержденного отчета от заказчика. | A4.2.1.1.9 Утверждение отчета о предпроектном обследовании и акта выполненных работ | Заказчик | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер
A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер | В течение 5 рабочих дней. | A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта |  |
A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | Не более 2 дней. | A4.2.1.1.10 Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта
A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта | В день внесения всех документов в папку. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | {Граница} |