Техно-рабочий проект

Параметры документа

Файл |
Комментарий |

Маршрут №1

Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача
Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный
A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта | Не регламентируются. |  |  | A4.2.2.15 Выполнение СМР | Лица, выполняющие СМР
A4.2.2.15 Выполнение СМР | Лица, выполняющие СМР | В соответствии с заданием и условиями договора. | A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта |  |

Маршрут №2

Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача
Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный
A4.2.2.11 Передача субподрядчику техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. |  |  | A4.2.2.12 Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета | Субподрядчик
A4.2.2.12 Получение техно-рабочего проекта. Выставление счета | Субподрядчик | Не регламентируются. | A4.2.2.11 Передача субподрядчику техно-рабочего проекта | Руководитель проекта |  |

Маршрут №3

Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача
Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный
A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Субподрядчик | В соответствии с условиями договора. |  |  | A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП | Мастер
A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП | Мастер | В течение одного рабочего дня. | A4.2.2.16 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Субподрядчик | A4.2.2.23 Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП | Руководитель проекта
A4.2.2.23 Утверждение отчета о выполненных СМР и изменений в ТРП | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | A4.2.2.21 Формирование отчета о выполненных СМР. Внесение изменений в ТРП | Мастер |  |

Маршрут №4

Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача
Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный
A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. |  |  | A4.2.3.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер
A4.2.3.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер | Не более 10 дней. | A4.2.2.24 Внесение отчета в папку проекта. Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта |  |

Маршрут №5

Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача
Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный
A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. |  |  | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта
A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | Не более 2 дней. | A4.2.1.2.11 Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта
A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта
A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта | В день внесения всех документов в папку. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | {Граница} |